\documentclass[a4paper]{article}

\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage[a4paper]{geometry}
\usepackage{fullpage}
\usepackage{url}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}

\title{Projectmanagement \\ \textbf{Taak 3 - Tussentijds}}
\author{Groep 8}

\maketitle

\section{Gantt}

Er werd een Gantt diagram opgesteld op basis van het eerder opgestelde PERT-diagram. Er werden resources aan de activiteiten gekoppeld en deze werden op basis hiervan in de tijd ingedeeld. De weekends worden steeds vrijgehouden, bovendien werd er rekening gehouden met de examenroosters. Ieder examen wordt als een verlofdag voor de persoon ingelast, en indien het examen niet na een weekend valt, wordt ook de dag ervoor vrijgehouden.

Bepaalde taken, zoals het onderzoeken van de mogelijkheden, nemen hier meer tijd in beslag dan oorspronkelijk in het PERT diagram werd begroot. Dit komt voornamelijk door het feit dat sommige taken beter met twee of zelfs met de volledige groep worden uitgevoerd, en daardoor automatisch een groter aantal manuren consumeren.

Het Gantt-diagram wordt weergegeven in Figuur~\ref{fig:gantt}, in Figuur~\ref{fig:resources} is de inplanning van taken per persoon te zien.  
Er werd rekening gehouden met de personen die aan een taak werken en het feit dat zij geen twee taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren.

\begin{figure}
\begin{center}
\includegraphics[height=0.17\textheight, angle=-90]{all/Gantt.png}
\end{center}
\caption{Gantt diagram}
\label{fig:gantt}
\end{figure}

\begin{figure}
\begin{center}
\includegraphics[height=0.10\textheight, angle=-90]{all/Gantt-resources.png}
\end{center}
\caption{Gantt resources}
\label{fig:resources}
\end{figure}



\end{document}
